Create Functional Block Diagram Nov. 15 Test FPGAsAltera/Xilinx Dec. 15 Choose FPGA forComputational Engine Dec. 30 Order Partsfor Prototype Design DSMOperation Controller Jan. 15 DesignDSM Board Feb. 28 Layout DSM Board Mar. 15Produce & TestDSM Prototype April 30Commence Production of DSM Boards Order Partsfor ProductionSTAR Trigger Electronics: Data Storage and Manipulation (DSM)Board SchedulingKrista Marks, Gerard VisserNovember 16, 1994